Planificación+3ra+fase

=Planificación estratégica= La misión de Control de Avance del Programa (CAP) recomendó en su Informe la realización de una tercer y última fase con énfasis en la sostenibilidad de procesos existosos promovidos por el programa, desarollando las capacidades necesarias para su institucionalización y "Scaling up". Otra recomendación fue concentrarse en los últimos tres años en la Región Autónoma del Atlántico Norte y cerrar las actividades en el Sureste.

Con esta characterización de la última fase como fase de salida, inició el proceso de planificación a nivel de componentes: Aclaración interna del proceso de planificación estratégica Taller con contrapartes del componente en Bilwi Ajuste del Indicador M3 || Discusión sobre procesos importantes en la RAAN a institucionalizar y modelos exitosos a replicar y las condiciones para que sean estos procesos exitosos
 * ==Componente 1:== ||  ||
 * ==Componente 2:== || **12.08.2011**
 * 5.- 26.08.2010**
 * 30.08.2010**
 * ==Componente 3== ||  ||
 * || Presentación de la Planificación estratégica del Programa en Bilwi

Envío de la oferta (en alemán) para la tercera fase al BMZ

Envío borrador de perfil técnico (en español) a miembros del Comité Técnico para su comentario

Comité Técnico para aprobar borrador del perfil Comité Directivo para aprobar perfil y contrato de ejecución || El proceso terminó con la formulación de la oferta en alemán para el Ministerio en Alemania y el perfil del programa en español.

=Planificación operativa 2011= Sobre la base de la planificación estratégica, los componentes desarrollaron el POA 2010. El año 2010 es un año especial, ya que los primeros tres meses corresponden todavía a la segunda fase, mientras los meses siguientes ya pertenecen a la tercer y última fase del Programa. Elaborar propuesta POA 2010 (integración fase 2 y 3) Concertar POA con INAFOR (Yani González), INTUR (Bayola Pallais), INETER (Javier Mejía/Luis Zúñiga Y MARENA-SETAB (Yadira Meza) Concertar POA con las contrapartes estratégicas en la RAAN ||
 * ==Componente 1:== ||  ||
 * ==Componente 2:== || **31.01 - 1.02.2011**:
 * 4.02.2011:**
 * 11.02.2011:**
 * ==Componente 3:== ||  ||